HUYỆN BÙ ĐĂNG - BÌNH PHƯỚC

https://budang.binhphuoc.gov.vn

9 tháng năm 2018 Bù Đăng giải ngân 1.526/6.473 triệu đồng, đạt 25,1% nguồn vốn Xây dựng đường Giao thông nông thôn.

Toàn cảnh cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng nông thôn 9 tháng năm 2018 (2)

Toàn cảnh cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng nông thôn 9 tháng năm 2018 (2)

Theo kết quả báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng nông thôn huyện Bù Đăng cho biết: Đầu năm 2018 huyện đã giao dự toán cho các xã, thị trấn là 6.073 triệu đồng, đến tháng 6 năm 2018, bổ sung thêm cho Thị trấn Đức Phong 400 triệu đồng. Tổng nguồn vốn 6.473 triệu đồng. Đầu năm 2018, các xã, thị trấn đăng ký thực hiện 134 tuyến đường. Hiện có 2 xã Phú Sơn và Thọ Sơn hoàn thành xong các tuyến đường đã đăng ký, các xã còn lại đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước huyện Bù Đăng đến ngày 31/8/2018, đã thực hiện giải ngân 1.526/6.473 triệu đồng đạt 25,1%, cho các xã, thị trấn như: Đức Phong, Thọ Sơn, Thống Nhất, Phú Sơn, Bình Minh, Đường 10.
Về kết quả thực hiện xã hội hóa đường điện chiếu sáng nông thôn. Năm 2018 huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn 62,5 km, đến nay đã thực hiện 21,1/62,5km, đạt 33,8%, nâng tổng số km đường điện chiếu sáng trên địa bàn toàn huyện 270,53km.
Trong quá trình triển khai thực hiện Ban chỉ đạo xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng nông thôn gặp một số khó khăn như: Do mất mùa Điều năm 2018 nên việc vận động đối ứng cứng hóa đường giao thông và xã hội hóa thực hiện đường điện chiếu sáng nông thôn không thuận lợi. Thời tiết năm nay mưa nhiều và nguồn vốn sự nghiệp giao thông lồng ghép với nguồn xi măng tỉnh hỗ trợ chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giá cát tăng đột biến làm tăng giá thành công trình nhưng không có nguồn để đối ứng, bổ sung. Hiên nay công trình giao thông trên địa bàn huyện hư hỏng, xuống cấp nhiều trong khi đó nguồn vốn sự nghiệp giao thông của huyện còn hạn chế do đó một số tuyến đường chưa được đầu tư, sữa chữa kịp thời.
Để hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2018. Trong 3 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng nông thôn huyện Bù Đăng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình đang thi công; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng đường Giao thông nông thôn; Tập trung triển khai thực hiện tốt, hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp giao thông và nguồn xi măng trả chậm năm 2018; phát huy và thực hiện hiệu quả phong trào xã hội hóa điện chiếu sáng nông thôn.

MỸ HIỆP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây